\subsubsection{Meilensteine}

\paragraph{Brauns}
Tabelle \ref{tab:mst_brauns} zeigt die zu Projektbeginn festgelegten Meilensteine.
\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabular}{| c | r |}
		\hline
		\textbf{Datum} & \textbf{Meilenstein}\\
		\hline
		\hline
		21.10.2019 & Pflichtenheft, Grobdesign, Testplan, Core-Grundstruktur \\
		\hline
		17.12.2019 & Komplettes Core-Simulationsdesign\\
		\hline
		21.01.2020 & Simpler SoC (core+memory+LEDs) und Implementierung in FPGA \\
		\hline
		18.02.2020 & Anbindung an diskrete Peripherie\\
		\hline
		10.03.2020 & UART-Bootloader\\
		\hline
	\end{tabular}
	\caption{Meilensteine Brauns Armin}
	\label{tab:mst_brauns}
\end{table}

\paragraph{Plank}

Tabelle \ref{tab:mst_plank} zeigt die zu Projektbeginn festgelegten 
Meilensteine. Der Meilensteininhalt wurde nach der Aufgabenstellung zugeteilt,
die Meilensteintermine wurden vom Betreuer festgelegt.

\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabular}{| c | r |}
		\hline
		\textbf{Datum} & \textbf{Meilenstein}\\
		\hline
		\hline
		22.10.2019 & Pflichtenheft, Grobdesign, Testplan, Beschaffung der Unterlagen\\
		\hline
		10.12.2019 & Serielle Schnitstelle\\
		\hline
		14.01.2020 & 8-Bit-Parallelport\\
		\hline
		12.02.2020 & Dokumentation\\
		\hline
		10.03.2020 & 4-Bit-DAC mit R-2R-Netz\\
		\hline
	\end{tabular}
	\caption{Meilensteine Plank Daniel}
	\label{tab:mst_plank}
\end{table}

